Un projet peut être géré suivant un cycle réparti en phases. C’est la méthodologie préconisée pour en PME. Dans ce cas les phases se suivent les unes après les autres. Seules les actions de conduite de changement, de coordination et de suivi des charges et des délais sont transversales à toutes les phases.

Au premier cycle nous sommes dans de cadre de la création du système informatique. Aux cycles suivants nous entrons dans le cadre de la maintenance du système.

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="540" caption="Le cycle des phases du projet"]<a href="http://blog.david-grima.fr/wp-content/uploads/2011/04/phases_methode_projet.png"><img class="size-full wp-image-63 " title="Le cycle des phases du projet" src="http://blog.david-grima.fr/wp-content/uploads/2011/04/phases_methode_projet.png" alt="Le cycle des phases du projet" width="540" height="541" /></a>[/caption]

Pour chaque phase, un certain nombre de livrables documentaires ou informatiques sont attendus. Certains telles que l’expression de besoin, la note de lancement ou les spécifications détaillées sont très importants, d’autres sont optionnels en fonction du type et des dimensions du projet.

[caption id="attachment_67" align="aligncenter" width="717" caption="Les livrables documentaires par phases du projet"]<a href="http://blog.david-grima.fr/wp-content/uploads/2011/04/Livrables_phases_projet.png"><img class="size-full wp-image-67 " title="Livrables documentaires par phases du projet" src="http://blog.david-grima.fr/wp-content/uploads/2011/04/Livrables_phases_projet.png" alt="Livrables documentaires par phases du projet" width="717" height="942" /></a>[/caption]

♥ Voir le chapitre précédent : <a title="Les comités de suivi d’un projet informatique" href="http://blog.david-grima.fr/gestion-de-projets/les-comites-de-suivi-dun-projet-informatique/">Les comités de suivi d’un projet informatique.</a>